ആയിരം ദിവസം കൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻറെ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പായില്ല . തുറമുഖ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി ആയിരം ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും പദ്ധതി പകുതി വഴിയിൽ മാത്രമാണ് . പാറലഭ്യതയിലെ തടസ്സം , പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനുളള പ്രധാന തടസ്സങ്ങളെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം . കരാർ പ്രകാരം 2019 ഡിസംബർ നാലിനാണ് ആദ്യഘട്ട തുറമുഖ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് . എന്നാൽ , നിർമ്മാണം തുടങ്ങി 1,000 ദിവസം കൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുമെന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് . 2015 ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോത്ഘാടനച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് . പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് 615 പൈലുകളിൽ 377 എണ്ണത്തിൻറെ നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് പൂർത്തിയായത് . തുറമുഖത്തിനായി 50 ഹെക്ടർ കടലാണ് നികത്തേണ്ടതെങ്കിൽ നികത്താനായത് 35 ഹെക്ടർ മാത്രമാണ് . മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന പുലിമുട്ടിൻറെ 650 മീറ്റർ മാത്രമാണ് നർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് .